Phú Yên Review

https://www.phuyenreview.com

Từng bước hoàn chỉnh tuyến đường bộ ven biển

Những ngày cuối năm, các đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công Gói thầu số 01XL, thuộc Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An).

Những ngày cuối năm, các đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công Gói thầu số 01XL, thuộc Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An).

 

Tại vị trí nút giao với ĐT649, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành móng cấp phối đá dăm đợt 1, chuẩn bị thảm nhựa để người dân đi lại thuận lợi trước tết Nguyên đán. Ảnh: NGÔ XUÂN

 

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn chỉnh tuyến đường bộ ven biển của tỉnh; góp phần thay đổi diện mạo đời sống người dân cũng như đảm bảo AN-QP khu vực ven biển. Theo kế hoạch, các đơn vị thi công sẽ thảm nhựa tại một số nút giao để người dân thuận tiện đi lại vui xuân đón tết.

 

Thi công tranh thủ

 

Những ngày cuối năm, không khí làm việc trên công trình xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) luôn sôi động, khẩn trương.

 

Tại vị trí đoạn Km9+780-Km10+500, những ngày qua do mặt bằng thi công vướng vào đất rừng phòng hộ nên việc thi công bị ảnh hưởng. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, đơn vị thi công đã tập trung phương tiện, máy móc tổ chức thi công gấp rút để bù lại thời gian chậm trễ. Hiện đơn vị thi công vừa tập trung lu nền đường, vừa lắp cống dọc để chuẩn bị cho các bước thi công tiếp theo.

 

Tại vị trí Km8+343, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Tú đang thi công cống thoát nước ngang mặt đường. Tại vị trí này, đơn vị thi công đắp đường tạm cho người dân đi lại. Nhà thầu đang tập trung nhân lực, trang thiết bị nỗ lực thi công nhanh cống thoát nước; nỗ lực hoàn thành công trình này trước tết Nguyên đán để hoàn trả mặt đường cho người dân đi lại.

 

Tương tự, tại vị trí nút giao với ĐT649, Tổng Công ty Thành Trung tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là vị trí nằm gần khu dân cư nên có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc. Do vậy, việc tổ chức thi công phải được triển khai nhanh chóng.

 

Ông Trần Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng, Tổng Công ty Thành Trung, cho biết: Những ngày qua, đơn vị tập trung lực lượng thi công lắp đặt bó vỉa, làm hố ga, hệ thống thoát nước… để đảm bảo tiến độ dự án. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành móng cấp phối đá dăm đợt 1, với chiều dài khoảng 400m. Hiện nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nguyên vật liệu để sẵn sàng thảm bê tông nhựa mặt đường.

 

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Gói thầu số 01XL, thuộc Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải khởi công từ đầu năm 2024, với tổng chiều dài 7,48km. Những đoạn đã bàn giao mặt bằng được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai; tổ chức thi công nền đường và hạ tầng kỹ thuật. Hiện nay, trên công trường, liên danh các nhà thầu tập trung gần 40 đầu thiết bị, triển khai 4 mũi thi công trải dài trên toàn tuyến. Về tiến độ, các nhà thầu đã thực hiện xong phần nền móng mặt đường và hạ tầng kỹ thuật với chiều dài khoảng 2km, với sản lượng đạt 75 tỉ đồng, đạt 23% giá trị hợp đồng, vượt tiến độ đề ra.

 

Thảm nhựa trước tết

 

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải có chiều dài 7,48km; điểm đầu tại Km3+600 (giao với đường ĐH31), điểm cuối tại Km11+082,18 (đầu cầu An Hải). Công trình có tổng kinh phí đầu tư 659 tỉ đồng, được thực hiện nhằm từng bước hoàn chỉnh tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên. Tuyến đường cũng góp phần hoàn thiện trục giao thông ven biển kết nối 3 tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển KT-XH địa phương có biển…

 

Ngay từ khi khởi công, dự án đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của chính quyền và người dân địa phương vùng ven biển. Ông Lương Quân ở thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, cho biết: Bà con làng biển chờ đợi con đường này đã lâu. Từ ngày khởi công, ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Không chỉ là con đường đi lại, tuyến đường này còn mở ra tương lai phát triển kinh tế đầy triển vọng cho người dân.

 

Ông Đàm Thanh Phong, Trưởng phòng Quản lý chất lượng 3, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, cho biết: Thời điểm cuối năm, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, tại 2 vị trí nút giao với ĐT649 và ĐH31, các nhà thầu sẽ thảm một lớp nhựa để đảm bảo cho việc đi lại của người dân và du khách trong dịp tết Nguyên đán. “Hiện dự án đang vượt tiến độ đề ra. Ngay sau khi nhận đủ mặt bằng, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công sẽ hoàn thành nền mặt đường, hạ tầng kỹ thuật các đoạn còn lại theo đúng tiến độ đăng ký; nỗ lực hoàn thành Gói thầu XL01 vào tháng 5/2026”, ông Đàm Thanh Phong cho biết.

 

Theo ông Huỳnh Gia Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tuyến đường bộ ven biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên việc triển khai dự án, vận động người dân ủng hộ chủ trương của tỉnh được triển khai quyết liệt. Đến thời điểm này, địa phương đã bàn giao 3,4km, đạt 47% mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Phần diện tích còn lại, địa phương đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2025 để đảm bảo mặt bằng cho các đơn vị thi công.

 

Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn phía Bắc cầu An Hải có chiều dài 7,48km được thực hiện nhằm từng bước hoàn chỉnh tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên. Tuyến đường cũng góp phần hoàn thiện trục giao thông ven biển kết nối 3 tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển KT-XH địa phương có biển…

 

NGÔ XUÂN

Nguồn tin: baophuyen.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây